# Star Cloud 近期開發待辦清單 (Target Roadmap)

本文件列出了 Star Cloud 系統近期優先開發的功能模組，旨在強化系統的營運溝通能力與非同步處理效率。

---

## 🟢 核心開發階段：全域工具列與通訊系統
*本階段為目前唯一開發重心*

### 1. 全域工具列升級 (Header Toolbar)
| 功能項目 | 具體描述 | 預計開發時間 |
| :--- | :--- | :--- |
| **☁️ 下載任務中心** | 整合 Redis Queue 處理耗時報表匯出。商戶點擊匯出後背景執行，完成後透過 Header 圖示點擊下載。 | 2 天 |
| **🔔 通知中心** | 串接 Laravel Database Notifications，顯示系統消息、機台警告與業務通知，帶有紅點提示。 | 1 天 |
| **❓ 幫助/客服中心** | 於 Header 置入問號圖示，點擊觸發側邊抽屜 (Offcanvas)，展示 FAQ 與客服聯繫窗口。 | 0.5 天 |
| **🎭 帳號切換與身分模擬** | **整合於頭像下拉選單**：支援「系統管理員切換租戶」與「租戶管理員切換子帳號」，提供顯眼的頂部模擬狀態橫幅。 | 1.5 天 |

### 2. 公告與溝通系統 (Communication System)
| 功能項目 | 具體描述 | 預計開發時間 |
| :--- | :--- | :--- |
| **📢 系統公告管理** | 建立後台發布介面，支援針對全體或特定租戶發布「一般」或「重要」公告。 | 1.5 天 |
| **🛡️ 登錄強制公告** | 實作具備「滑動解鎖」功能的彈窗。使用者必須將公告滑到底部，解鎖按鈕後才能進入 Dashboard。 | 1 天 |

### 3. 儀表板優化 (Dashboard Enhancement)
| 功能項目 | 具體描述 | 預計開發時間 |
| :--- | :--- | :--- |
| **🚀 儀表板快捷入口** | 在儀表板頂部加入一排快捷圖示（如：機台管理、訂單查詢、會員中心），方便商戶快速跳轉核心功能。 | 0.5 天 |

---

## 🟡 第二階段：進階行銷與營運工具
*優先順序：中 | 預計總工時：約 5 個開發日*

| 功能項目 | 具體描述 | 預計開發時間 |
| :--- | :--- | :--- |
| **🎁 互動盲盒抽獎** | **後台端**：實作中獎機率配置、獎項庫存管理、活動排程。**終端 API**：提供給機台大螢幕 H5/React 遊戲呼叫的開獎與配置介面。 | 4 天 |

---

## 📝 實作標準
1.  **UI/UX**: 必須符合 `ui-minimal-luxury` 規範（Outfit 字體、青色點綴、柔和投影）。
2.  **安全性**: 權限控制必須嚴格過濾 `company_id`，公告需支援「已讀紀錄」追蹤。
3.  **效能**: 下載中心必須使用非同步隊列，嚴禁在 Request 週期內執行耗時匯出。
